# 実装ガイド・計画

このフォルダには、Phase 12.7の実装に関する計画とチェックリストが含まれています。

## 📄 ドキュメント一覧

### 🚀 実装計画
- **[ANCP-IMPLEMENTATION-PLAN.md](ANCP-IMPLEMENTATION-PLAN.md)** - 統合実装計画
  - 4週間の段階的実装スケジュール
  - 全AIアドバイザーの知見を統合
  - KPI（測定指標）の定義
  - リスクと対策

### 🔧 チェックリスト
- **[implementation-final-checklist.txt](implementation-final-checklist.txt)** - 実装チェックリスト
  - 文法改革の実装項目
  - ANCP実装の必須タスク
  - テスト・検証項目
  - ツール統合タスク

## 📅 実装スケジュール概要

### Week 1: 基礎実装（P↔C）
- [ ] BNF/EBNF仕様書完成
- [ ] 20語の固定辞書実装
- [ ] トークンベース変換器
- [ ] 基本的なCLI（nyashc）
- [ ] ラウンドトリップテスト

### Week 2: スマート化
- [ ] 文字列・コメント保護
- [ ] セミコロン自動挿入
- [ ] プロジェクト辞書（.ancprc）
- [ ] エラー位置逆引き
- [ ] LLMパック機能

### Week 3: F層導入
- [ ] Fusion層パーサー（読み込み専用）
- [ ] MIR直行デコーダー
- [ ] 等価性検証（MIRハッシュ）
- [ ] 90%圧縮達成
- [ ] Property-based testing

### Week 4: ツール統合
- [ ] VS Code拡張（ホバー表示）
- [ ] フォーマッター統合
- [ ] ベンチマーク自動化
- [ ] CI/CD統合
- [ ] ドキュメント完成

## 🎯 次のアクション

1. **ANCP-Token-Specification-v1.md** に基づくトークナイザー実装
2. テストケース（OK/NG 30本）の作成
3. 最小プロトタイプの開発開始

## 📊 成功指標

| 指標 | 目標値 | 測定方法 |
|------|--------|----------|
| 圧縮率 | 90% | トークン数比較 |
| 可逆性 | 100% | ラウンドトリップテスト |
| MIR等価 | 100% | ハッシュ一致率 |
| 変換速度 | <100ms/1000行 | ベンチマーク |

---

実装を開始する前に、必ずANCP-IMPLEMENTATION-PLAN.mdを熟読してください。