# Phase 12: 統一TypeBox ABI - 実装ロードマップ

## 🎯 概要

このドキュメントは、統一TypeBox ABIの実装を段階的に進めるための詳細なロードマップです。

## 📅 タイムライン

```
2025年9月（Week 1-2）: 基礎実装
2025年9月（Week 3-4）: 最適化・性能向上
2025年10月（Week 1-2）: 移行ツール・互換性
2025年10月（Week 3-4）: 完全移行・テスト
2025年11月：リリース準備
```

## 🚀 Phase 12.0: 基礎実装（Week 1-2）

### Week 1: コア構造体とAPI

#### タスク
- [ ] `include/nyash/typebox.h` ヘッダー定義
  - [ ] NyashTypeBox構造体
  - [ ] NyBoxHeader構造体  
  - [ ] NyValue統一表現
  - [ ] 基本的なヘルパーマクロ

- [ ] `src/runtime/typebox_registry.rs` 実装
  - [ ] Type ID管理システム
  - [ ] register_user_box基本実装
  - [ ] メソッドテーブル管理

- [ ] 基本的なテストケース
  - [ ] ユーザーBox登録テスト
  - [ ] メソッド呼び出しテスト
  - [ ] 参照カウントテスト

#### 成果物
- 動作する最小限のTypeBox登録・呼び出し
- ドキュメント化されたAPI

### Week 2: 互換レイヤー

#### タスク
- [ ] 既存C ABIとの互換レイヤー
  - [ ] 旧形式→TypeBox自動変換
  - [ ] フォールバックメカニズム
  - [ ] 警告・移行推奨メッセージ

- [ ] 主要プラグインの動作確認
  - [ ] FileBox
  - [ ] StringBox  
  - [ ] MapBox
  - [ ] ArrayBox

#### 成果物
- 既存プラグインが新システムで動作
- 移行ガイドの初版

## ⚡ Phase 12.1: 最適化（Week 3-4）

### Week 3: メソッドID最適化

#### タスク
- [ ] メソッド名→ID解決システム
  - [ ] ハッシュテーブル実装
  - [ ] スロット割り当てアルゴリズム
  - [ ] キャッシュ機構

- [ ] パフォーマンス測定
  - [ ] ベンチマークスイート作成
  - [ ] 旧方式との比較測定
  - [ ] ボトルネック分析

#### 成果物
- 10倍以上の高速化を確認
- パフォーマンスレポート

### Week 4: JIT/AOT統合

#### タスク
- [ ] インラインキャッシング基礎
  - [ ] Monomorphic IC実装
  - [ ] キャッシュヒット率測定
  - [ ] Deoptimizationフック

- [ ] JIT統合準備
  - [ ] メソッドポインタ直接呼び出し
  - [ ] 型情報の静的解析連携
  - [ ] AOT向け最適化ヒント

#### 成果物
- IC有効時30倍高速化を達成
- JIT統合設計書

## 🔄 Phase 12.2: 移行ツール（Week 5-6）

### Week 5: ツール開発

#### タスク
- [ ] `ny-abi-gen` コード生成ツール
  - [ ] Cヘッダーからの自動生成
  - [ ] nyash.toml更新機能
  - [ ] ドキュメント生成

- [ ] `ny-abi-check` 検証ツール
  - [ ] ABI互換性チェック
  - [ ] 署名検証
  - [ ] セキュリティ監査

#### 成果物
- 使いやすい移行ツール群
- 自動化されたCI/CDパイプライン

### Week 6: プラグイン移行

#### タスク
- [ ] コアプラグインの移行
  - [ ] すべてのビルトインBoxをTypeBox化
  - [ ] サードパーティプラグインサポート
  - [ ] 移行スクリプト提供

- [ ] ドキュメント整備
  - [ ] 移行ガイド完成版
  - [ ] APIリファレンス
  - [ ] サンプルコード集

#### 成果物
- 90%以上のプラグインが新ABI対応
- 完全なドキュメント

## ✅ Phase 12.3: 完全移行（Week 7-8）

### Week 7: 統合テスト

#### タスク
- [ ] エンドツーエンドテスト
  - [ ] 実アプリケーションでの動作確認
  - [ ] パフォーマンス回帰テスト
  - [ ] メモリリークチェック

- [ ] セキュリティ監査
  - [ ] Wasmサンドボックステスト
  - [ ] 権限管理システム検証
  - [ ] ファジングテスト

#### 成果物
- グリーンなテストスイート
- セキュリティレポート

### Week 8: リリース準備

#### タスク
- [ ] 最終調整
  - [ ] パフォーマンスチューニング
  - [ ] メモリ使用量最適化
  - [ ] エラーメッセージ改善

- [ ] リリース準備
  - [ ] CHANGELOG作成
  - [ ] アップグレードガイド
  - [ ] ブログ記事・アナウンス

#### 成果物
- リリース候補版
- 完全なリリースノート

## 📊 成功指標

### パフォーマンス
- メソッド呼び出し: 50倍高速化（目標）
- メモリ使用量: 現状維持または改善
- 起動時間: 10%以内の増加

### 互換性
- 既存プラグイン: 100%動作
- 新規API採用率: 80%以上
- 移行完了率: 90%以上

### 品質
- テストカバレッジ: 90%以上
- ドキュメント完成度: 100%
- バグ報告: クリティカル0件

## 🚨 リスクと対策

### 技術的リスク
- **ABI破壊的変更**: 段階的移行と互換レイヤーで対応
- **パフォーマンス劣化**: 継続的なベンチマークで早期発見
- **メモリリーク**: 自動テストとValgrind検証

### スケジュールリスク
- **遅延**: 2週間のバッファを確保
- **スコープクリープ**: 機能は段階的リリース
- **リソース不足**: コミュニティ協力を促進

## 🎯 次のステップ

1. このロードマップのレビューと承認
2. Week 1タスクの詳細化
3. 開発環境のセットアップ
4. キックオフミーティング

## 📚 参照

- [技術的決定事項](./TECHNICAL_DECISIONS.md)
- [統一TypeBox ABI仕様](./unified-typebox-abi.md)
- [AI先生たちの技術検討](./ai-consultation-unified-typebox.md)